**会议主题**：智能养鱼与灵活用工项目启动会
**发言人**：秦兴、李泽云
**会议摘要**：本次会议明确了智能养鱼项目的硬件选型与 MQTT 协议对接标准，并启动了灵活用工项目的架构设计，制定了详细设计评审与界面原型输出的时间节点。
---
### 一、智能养鱼项目（鱼项目）进展与规划
针对即将签约的鱼项目，会议明确了硬件选型、系统架构及后续开发计划：
#### 1. 系统架构与硬件选型
- **三层架构确立**：确立“执行/传感器端（现场）- 云端（决策/Agent）- 多端（UI/APP/Web后台）”的三层架构模式，数据采集后上传云端决策，云端下发控制指令。
- **本地安全兜底机制**：设定云端不可用时的本地保守控制策略，如安全阈值控制，确保设备在断网情况下仍能维持基础运行。
- **核心硬件清单确认**：明确现场设备包括鱼缸、温湿度传感器、水位传感器、循环泵、加氧泵及各类控制器，目前本地语音交互已开发完成。
- **屏幕规格升级**：鉴于美观性需求，决定将触摸屏控制端从 7 寸升级为 10 寸 1080P 屏幕，以提升用户体验。
#### 2. 开发与对接计划
- **协议对接重点**：核心任务是打通硬件与云端的 MQTT 协议，确定数据传输格式，利用现有 4G 模块或 WiFi 实现设备联网。
- **界面设计前置**：要求产品经理先行设计触摸屏控制端及手机端的界面逻辑，参考环控系统的交互模式，以便开发人员理解业务逻辑。
### 二、灵活用工项目（战略性产业项目）启动
会议正式启动灵活用工项目，重点讨论了业务逻辑、技术架构及分工协作：
#### 1. 业务逻辑与合规性
- **智能体交互模式**：采用对话式交互替代传统表单填写，通过 Agent 识别用户意图（如工种、人数），自动生成包含成本测算的 3 套方案供用户选择。
- **合规性闭环设计**：建立“合规状态机”机制，强制校验用工流程（实名、签合同、结算、完税、开票），确保业务合法合规，避免私下交易风险。
- **数据隔离策略**：为防止大模型幻觉，规定 Agent 不直接保存用户数据，所有核心数据（企业画像、订单）必须通过后端进行硬性规则校验后存储。
#### 2. 技术架构与分工
- **核心模块划分**：后端划分为企业画像中心、草稿中心、登记中心、结算中心、成本测算中心及用工规则中心，前端以微信小程序为主。
- **开发分工明确**：李泽云负责整体把控及智能体部分，后端详细设计与开发由李泽云与陆工协作，前端界面原型由李泽云与夏工协作输出。
---
### 三、待办事项（下周）
- 整理并发送鱼项目相关的界面设计资料及环控参考文档。 **@秦兴**
- 设计鱼项目触摸屏控制端及手机端的界面逻辑与交互方案。 **@秦鹏源**
- 打通鱼项目硬件与云端的 MQTT 协议，确定数据传输格式并进行联调。 **@李泽云** **@陆工**
- 下周一下班前输出灵活用工项目微信小程序界面原型（基于周工提供的功能需求）。 **@李泽云** **@夏工**
- 下周一下班前完成灵活用工项目后端详细设计（含模块划分与接口定义）。 **@李泽云** **@陆工**
- 在下周二组织内部评审，对上述输出物进行评审。 **@全体参会人员**